Phú Riềng: Trang thông tin điện tử

https://www.phurieng.binhphuoc.gov.vn

Phú Riềng phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30-4-2025.

Ngày 2-4, UBND huyện Phú Riềng họp về tiến độ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện. UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Hiếu chủ trì cuộc họp.
 
Phó Chủ tịch UBDN huyện Bùi Văn Hiếu chủ trì cuộc họp.
Theo báo cáo của cơ quan thường trực, hiện nay 11 căn nhà gia đình chính sách đều đã được khởi công xây, sửa, tiến độ đảm bảo, dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng 100% trước ngày 30-4.
Đối với 26 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, tính đến nay, toàn huyện đã sửa xong 4 căn cho hộ cận nghèo, khởi công xây dựng và sửa chữa 19/26 căn, trước 31/3, đã khởi công thực hiện thêm 5 căn; còn lại 2 căn không thực hiện (1 hộ chuyển đi nơi khác sinh sống; 1 hộ hiện tại không còn nhu cầu). UBND các xã đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện, dự kiến cuối tháng 4/2025 sẽ hoàn thành 100% đối với các hộ đã thực hiện khởi công xây dựng, sửa chữa.
 
 
Các thành viên dự họp phát biểu ý  kiến.
Tại cuộc họp, các đơn vị đã báo cáo tiến độ cụ thể, thuận lợi, khó khăn, giải pháp khắc phục những trường hợp vướng về đất, thủ tục...
UV BTV, Phó Chủ tịch UBDN huyện Bùi Văn Hiếu ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị và 10 xã. Đồng chí đề nghị trên cơ sở tiến độ theo Báo cáo, cơ quan thường trực nhật, báo cáo để trình cấp trên. Các xã thiết lập hồ sơ đầy đủ, đúng quy định gửi về, cơ quan thường trực trình UB MTTQ để chuyển kinh phí thi công các công trình. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, song cần chú trọng việc giám sát, đảm bảo chất lượng, phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng trước 30-4-2025. Đối với các căn nhà sau khi hoàn thành phải có Quyết định bàn giao để làm cơ sở quyết toán kinh phí./.

 

Nguồn tin: Bảo Bình

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây